معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی:

تکمیل مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس خراسان شمالی نیاز به همت عمومی دارد

«غلامرضا هوایی» با توجه به ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت گفت: تکمیل ساخت مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس استان نیاز به همت عمومی و بسیج شدن تمام دستگاه‌های اجرایی استان دارد.

کد خبر: ۴۳۲۳۴۷

تاریخ: ۲۹ آذر ۱۳۹۹ - ۱۶:۵۶

به گزارش خبرنگار دفاع‌پرس از بجنورد، «غلامرضا هوایی» معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی اظهار داشت: تکمیل مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس استان که شناسنامه ارزشی و هویتی استان است نیاز به همت عمومی و بسیج شدن تمام دستگاه‌های اجرایی استان دارد.

غلام رضا هوایی با بیان اینکه دهه فجر امسال فاز اول و محوطه مرکز فرهنگی دفاع مقدس باید بهره‌برداری شود و باید طی برنامه زمان‌بندی اجرایی تمامی کارها تا سی دی ماه به پایان برسد، خاطرنشان کرد: تمامی نهاد ها و دستگاه های اجرایی استان باید بسیج شوند تا این امر عملی شود.

هوایی ادامه دارد: شهرداری بجنورد مکلف است تا پایان دی ماه سال جاری کل محوطه مجموعه مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس استان را که شامل سردرب، نرده گذاری دیوارپیرامونی مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس، پیاده رو سازی مجاور خیابان مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس، پیاده سازی داخل محوطه مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس با سنگ مالون و لاشه و لوله کشی های آب و گاز در محوطه مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس و طراحی و اجرای فضای سبز داخلی محوطه مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس را انجام دهد.

وی ادامه داد: هزینه اجرایی امورات محوله شده به شهرداری توسط شهرداری تامین شود و سازمان برنامه و بودجه استان هم یک ملیارد تومان ابلاغ نماید.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی افزود: شرکت گاز حداکثر 10 روز نسبت به نصب علمک و کنتور گاز در حد مورد نیاز مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس اقدام کند.

غلام رضا هوایی اظهار کرد: اداره برق استان تا پایان دی ماه سال جاری نسبت به برق رسانی مورد نیاز تا درب اصلی مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس اقدام و انشعاب را به اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس واگذار کند.

این مقام مسئول ادامه داد: مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان ظرف ده روز آینده طرح لازم برای شبیه سازی نظامی و ترجیحا یکی از عملیات های دوران دفاع مقدس را تهیه و با مسئولیت خویش و با مشورت های لازم با فرماندهان نیروهای مسلح مستقر در استان تا پایان دی ماه سال جاری اجرایی کند.

هوایی افزود: شرکت آب فاضلاب استان انشعاب آب لازم مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس را حداکثر تا پایان دی ماه سال جاری اجرایی کرده و تحویل اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس نمایدو محل نصب کنتور آب باید در مجاورت ساختمان اصلی محوطه مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس باشد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی در ادامه اظهار کرد: تعداد 50 خط تلفن بشکل فیبر نوری و یا غیره توسط شرکت مخابرات تا مجاورت ساختمان مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس حداکثر تا پایان دی ماه سال جاری به پایان به رسد.

غلام رضا هوایی در پایان خاطرنشان کرد: به لطف خداوند متعال و باهمت تمامی دستگاه‌ها و نهاد های اجرایی در بهمن‌ماه امسال مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس افتتاح خواهد شد.

انتهای پیام/