جانشین قرارگاه شمال شرق نزاجا عنوان کرد؛

پیشرفت قابل توجه پروژه انسداد مرز مشترک ایران با افغانستان

امیر سرتیپ دوم نوری از پیشرفت پروژه انسداد مرز ۳۰۰ کیلومتری خراسان رضوی با افغانستان خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۶۰ کیلومتر دیوار مرزی نصب شده است.

کد خبر: ۷۳۰۸۰۴

تاریخ: ۱۵ اسفند ۱۴۰۳ - ۰۸:۲۰

امیر سرتیپ دوم «صادق نوری» جانشین قرارگاه شمال شرق نیروی زمینی ارتش در گفت‌وگو با خبرنگار دفاعی امنیتی دفاع‌پرس، درباره آخرین وضعیت پروژه انسداد مرز ۳۰۰ کیلومتری خراسان رضوی با افغانستان اظهار داشت: این پروژه از نیمه دوم سال ۱۴۰۲ با انجام مطالعات، نقشه‌برداری و ایجاد زیرساخت‌های لازم آغاز شده و هم‌اکنون از پیشرفت قابل توجهی برخوردار است.

امیر سرتیپ دوم نوری درباره روند اجرایی پروژه، افزود: شرکت‌های تولید دیوار، تجهیزات کارگاهی را آماده کرده و قالب‌های مورد تأیید و استاندارد را به منطقه انتقال دادند. تولید دیوار‌ها آغاز شد و از ابتدای مرداد ۱۴۰۳، حمل و نصب دیوار‌ها به‌طور جدی در مرز شروع شده و تاکنون بیش از ۶۰ کیلومتر دیوار نصب شده و بیش از ۱۲ کیلومتر دیوار نیز تولید شده و آماده نصب است.

وی همچنین به چالش‌های آب و هوایی منطقه اشاره و عنوان کرد: شرایط آب و هوایی در این منطقه چندان مناسب نیست. در تابستان و پاییز، وزش باد‌های شدید و گرد و خاک، کار را با مشکل مواجه کرد. امسال نیز زمستان نزولات آسمانی خوب بود و بیش از ۴۰ روز کارگاه‌ها تعطیل شدند؛ اما به حول و قوه الهی، از هفته آینده حمل و نصب دیوار‌ها را آغاز خواهیم کرد.

جانشین قرارگاه شمال شرق نزاجا با بیان اینکه شرکت‌های تولید دیوار در منطقه افزایش یافته‌اند، گفت: اخیراً دو شرکت جدید نیز به جمع تولیدکنندگان پیوسته‌اند و این موضوع، سرعت پیشرفت پروژه را افزایش خواهد داد.

امیر نوری افزود: مطمئن هستیم که در سال ۱۴۰۴ شاهد پیشرفت بسیار خوبی در این پروژه خواهیم بود؛ زیرا روند کار با وجود چالش‌ها به خوبی پیش رفته است و امیدواریم که با همت همکاران و حمایت‌های الهی، این پروژه به‌موقع پایان یابد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با تلاش‌های انجام‌شده، فاز اول این پروژه شامل تکمیل زیرساخت‌ها، تولید و نصب دیوار‌ها تا پایان سال ۱۴۰۴ به اتمام برسد.

انتهای پیام/ 271