پروژه خط انتقال آب شهر بانه تا پایان آبان ماه به بهره‌برداری می‌رسد

فرماندار شهرستان بانه گفت: بخش نخست پروژه خط انتقال آب سد چراغ ویس سقز به سد بانه تا پایان آبان ماه به پایان می‌رسد و آب سد چراغ ویس به سد بانه پمپاژ می‌شود.

کد خبر: ۷۸۵۹۸۲

تاریخ: ۲۵ مهر ۱۴۰۴ - ۲۰:۰۳

به گزارش دفاع‌پرس از کردستان، «احمد محمدرضایی» با بیان اینکه پروژه خط انتقال آب سد چراغ ویس به سد بانه در ۲ بخش انجام می‌شود افزود: بخش نخست این پروژه از سد چراغ ویس سقز تا تونل گردنه خان و بخش دوم نیز از تونل تا سد بانه است که بخش مهم این پروژه تا تونل گردنه خان است که تا یک ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

وی اظهار داشت: تاکنون ۱۱ کیلومتر لوله‌گذاری انجام شده و مابقی نیز به‌سرعت انجام می‌شود به دلیل اینکه یک‌لایه سنگی بزرگ ایستگاه شماره ۲ قرار داشت مجبور شدیم انفجار انجام دهیم و مخازن به‌صورت پیش‌ساخته نصب می‌شود بخش دوم پروژه که یک مخزن یک هزار مترمربعی است تا ۱۵ روز دیگر به محل کارگاه انتقال می‌یابد و یک مخزن چهارهزار مترمکعبی در بخش اضطراری از آن استفاده نمی‌شود.

محمدرضایی با بیان اینکه در ورودی تونل آب به‌صورت آبراهه وارد سد می‌شود افزود: بعد از پایان‌بخش نخست پروژه بخش دوم نیز آغاز می‌شود.

وی اظهار داشت: این پروژه بیش از ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد به لحاظ تأمین اعتبار پروژه مشکلی وجود ندارد اخیر استاندار کردستان نیز با رایزنی‌های که انجام داده ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای این پروژه اختصاص داده است.

فرماندار شهرستان بانه با اشاره به اینکه ۱۰ اکیپ جوشکار روزانه حدود هفتصد متر لوله‌گذاری انجام می‌شود، ادامه داد: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده تمام تجهیزات موردنیاز پروژه خط انتقال آب سفارش داده شده و برخی از تجهیزات نیز جانمایی شده است.

وی گفت: در پی کاهش نزولات آسمانی در طی ۲ سال اخیر شهرستان بانه با تنش آبی شدیدی مواجه شد و این موضوع به مقامات استانی و کشوری منعکس شد و با همت دولتمردان پروژه خط انتقال آب از سد چراغ ویس سقز به بانه در دستور کار قرار گرفت و این پروژه در کوتاه‌ترین زمان ممکن شروع و با سرعت بسیار بالا در حال انجام است و خط انتقال حدود ۲۹ کیلومتر طول دارد.

محمدرضایی ادامه داد: از ابتدای شروع پروژه تا گردنه خان حدود ۱۱ کیلومتر لوله‌گذاریی و بیش از ۹۰ درصد حفر کانال نیز انجام شده و برای این پروژه سه مخزن در نظر گرفته شده ۲ مخزن یک هزارمترمکعبی به‌صورت پیش‌ساخته و یک مخزن چهار هزارمترمکعبیی نیز بعد از اتمام مرحله اضطراری احداث می‌شود.

وی با اشاره به پروژه برق‌رسانیی به پروژه خط انتقال آب سد چراغ ویس سقز به سد بانه اظهار داشت: برای اتمام پروژه برق رسانی ۴۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و برای پروژه خط انتقال آب حدود ۶ مگاوات برق نیاز داریم که قرار است که بخشی از برق مورد نیاز از بانه و بخشی هم از سقز تامین شود.

محمد رضایی اضافه کرد: برق ایستگاه پمپاژ شماره یک از برق سقز و ایستگاه شماره ۲ از برق بانه تامین می‌شود.

وی گفت: این پروژه در شرایط اضطراری کلید خورده و در آینده به عنوان یک پروژه پدافند غیر عامل مورد بهره برداری قرار می‌گیرد و برای حل مشکل آب بانه سد کانی گویژان نیز در دستور کار قرار گرفته با انجام پروژه سد کانی گویژان یک آب پایدار برای شهرستان تامین می‌شود.

انتهای پیام/