پیشرفت ۸۷ درصدی راه‌آهن چابهار–زاهدان/ پروژه تا پایان امسال بهره‌برداری می‌شود

استاندار سیستان و بلوچستان گفت: طرح ملی راه‌آهن چابهار- زاهدان با ۸۷ درصد پیشرفت فیزیکی در مراحل نهایی قرار دارد و با تکمیل ریل‌گذاری تا پایان امسال آماده بهره‌برداری می‌شود.

کد خبر: ۷۹۹۲۶۲

تاریخ: ۲۱ آذر ۱۴۰۴ - ۱۱:۳۰

به گزارش دفاع‌پرس از زاهدان، «منصور بیجار» استاندار سیستان و بلوچستان شامگاه پنجشنبه پس از بازدید از بخش‌های مختلف پروژه راه‌آهن چابهار–زاهدان در گفت‌و‌گویی اظهار داشت: با تکمیل ۱۲۰ کیلومتر ریل‌گذاری باقیمانده در مسیر ایرانشهر تا چابهار، پروژه ملی راه‌آهن چابهار–زاهدان تا پایان امسال به مرحله بهره‌برداری می‌رسد.

وی با اشاره به اهمیت راهبردی این خط ریلی برای توسعه جنوب شرق کشور اضافه کرد: روند اجرای پروژه در ماه‌های اخیر شتاب گرفته و تکمیل ۵۰ کیلومتر ریل‌گذاری در مهرماه موجب جهش محسوس در پیشرفت فیزیکی طرح شده است.

استاندار سیستان و بلوچستان افزود: پیشرفت زیرسازی به ۹۵ درصد، روسازی به ۷۵ درصد و ساختمان‌های ایستگاهی به ۵۰ درصد رسیده است و عملیات ریل‌گذاری با جدیت ادامه دارد.

بیجار گفت: محدوده خاش–ایرانشهر در این پروژه به‌طور کامل ریل‌گذاری شده است و بالاست‌ریزی آن نیز یک تا ۲ ماه آینده نهایی می‌شود، همچنین ایستگاه ایرانشهر و هفت ایستگاه بین‌راهی دیگر در مراحل پایانی قرار دارند.

بیجار ادامه داد: مسیر ایرانشهر–نیکشهر ۱۸۲ کیلومتر طول دارد که تنها ۱۲۰ کیلومتر آن برای ریل‌گذاری باقی مانده و گروه‌های اجرایی از ۲ سمت مسیر در حال فعالیت هستند.

وی درباره وضعیت محور چابهار–نیکشهر نیز گفت: به‌جز محدوده کریدور لجستیک، ریل‌گذاری بخش عمده مسیر انجام شده و تنها ۲۵ کیلومتر به‌دلیل ناتمام‌بودن زیرسازی در حال تکمیل است.

استاندار سیستان و بلوچستان تصریح کرد: کل ریل‌گذاری مسیر ایرانشهر تا چابهار تا پایان امسال به پایان می‌رسد و پروژه وارد مرحله آماده‌سازی برای بهره‌برداری می‌شود.

بیجار، حجم عملیات اجرایی انجام‌شده را گسترده توصیف و بیان کرد: از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تاکنون ۳.۸ میلیون مترمکعب خاک‌برداری، چهار میلیون مترمکعب خاک‌ریزی، ۲.۵ میلیون مترمکعب بتن‌ریزی، ۱۷ کیلومتر تونل و ۱۸ کیلومتر پل خاص اجرا شده است و برای تکمیل مسیر تنها ۱۵ هزار تن ریل نیاز است که خرید آن در برنامه ۲ ماه آینده قرار دارد.

وی به وضعیت ایستگاه‌های راه‌آهن اشاره و اضافه کرد: ایستگاه‌های خاش، ایرانشهر، نیکشهر و چابهار رو به تکمیل هستند و ایستگاه مسافری چابهار در کیلومتر پنج مسیر با طراحی منطبق بر نماد‌های بومی احداث می‌شود.

وی ادامه داد: هم‌زمان اصلاح هندسی بلوار ورودی و آزادسازی بخش قرار گرفته در محوطه خانه بهداشت نیز انجام خواهد شد.

بیجار با اشاره به ضرورت رفع موانع باقی‌مانده از جمله تأمین مصالح قرضه و واگذاری اراضی مسیر اظهار داشت: کارگاه‌های پروژه نباید متوقف شوند و وقفه نداشته باشند، دستگاه‌های مسئول موظف به هماهنگی کامل هستند.

انتهای پیام/